---
milestone: v2.0
milestone_name: Refactor, Filter & Async
audited: 2026-05-23T00:00:00+08:00
status: tech_debt
scores:
  requirements: 21/21
  phases: 3/3
  integration: 6/6
  flows: 3/3
gaps: []
tech_debt:
  - phase: 10-restructure
    items:
      - "缺少 VERIFICATION.md（形式上未验证）：Phase 10 未在执行期间生成正式 VERIFICATION.md，但 Integration Checker 通过代码直接确认 REFACTOR-01~07 全部实现，SUMMARY.md 有完整证据表"
      - "REFACTOR-01~05 在 REQUIREMENTS.md 的复选框未勾选（仍为 [ ]），但 PROJECT.md Validated 节已标记为 v2.0 完成；需在里程碑归档时修正"
  - phase: all
    items:
      - "三个阶段（10/11/12）均无 VALIDATION.md（Nyquist 验证文件），如需正式合规记录可运行 /gsd:validate-phase"
      - "ASYNC-03 警告：cargo tree 在仓库内（含 dev-dep）会显示 tokio，但 Cargo.toml 已有注释说明原因；下游用户 cargo tree --no-dev-dependencies 不含 tokio，功能上合规"
nyquist:
  compliant_phases: []
  partial_phases: []
  missing_phases: [10, 11, 12]
  overall: MISSING
---

# Milestone v2.0 Audit Report — Refactor, Filter & Async

**审计日期：** 2026-05-23
**里程碑范围：** Phases 10–12
**审计状态：** ⚡ TECH_DEBT（无 critical blocker，存在程序性遗漏）

---

## 一、需求覆盖 (21/21)

### 3-源交叉验证矩阵

| REQ-ID | 描述 | VERIFICATION.md | SUMMARY 前缀 | REQUIREMENTS.md | 最终状态 |
|--------|------|----------------|-------------|----------------|---------|
| REFACTOR-01 | src/parser/ 子模块含所有解析代码 | MISSING | 未列入 | Pending | **PARTIAL**（验证缺口，代码已实现） |
| REFACTOR-02 | src/filter/ 子模块含所有过滤代码 | MISSING | 未列入 | Pending | **PARTIAL**（验证缺口，代码已实现） |
| REFACTOR-03 | src/async_api/ 子模块存在 | MISSING | 未列入 | Pending | **PARTIAL**（验证缺口，代码已实现） |
| REFACTOR-04 | record.rs + error.rs | MISSING | 未列入 | Pending | **PARTIAL**（验证缺口，代码已实现） |
| REFACTOR-05 | tools.rs 工具函数并入子模块不暴露 | MISSING | 未列入 | Pending | **PARTIAL**（验证缺口，代码已实现） |
| REFACTOR-06 | lib.rs 顶层重导出 | MISSING | REFACTOR-06 ✓ | Complete | **PARTIAL**（验证缺口，已实现） |
| REFACTOR-07 | examples/ 和 rustdoc 更新 | MISSING | REFACTOR-07 ✓ | Complete | **PARTIAL**（验证缺口，已实现） |
| FILTER-01 | ts 字段 4 个谓词 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-02 | tag 存在性 + 值匹配 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-03 | ep (u8) eq/gt/lt/between | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-04 | 7 字符串元数据字段各 4 方法 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-05 | sql 字段 4 个谓词 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-06 | exectime gt/lt/between（无 eq）| PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-07 | rowcount eq/gt/lt/between | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-08 | exec_id eq/gt/lt/between | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-09 | 多条件 AND 组合，单次迭代 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| FILTER-10 | FilterBuilder 与迭代器集成 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| ASYNC-01 | async fn 中直接 await 解析 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| ASYNC-02 | spawn_blocking 封装同步路径 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| ASYNC-03 | tokio 仅在 features=["async"] 时引入 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |
| ASYNC-04 | async API 支持 FilterBuilder 传入 | PASSED | — | Complete | **SATISFIED** |

**判定依据：** PARTIAL 状态（REFACTOR-01~07）来自 Phase 10 缺少正式 VERIFICATION.md。Integration Checker 通过直接代码检查独立确认所有 7 个 REFACTOR 需求均已实现（见第三节），SUMMARY.md 有完整实现证据表，无 unsatisfied 需求，不触发 FAIL gate。

---

## 二、阶段验证状态

| Phase | 计划数 | VERIFICATION.md | 状态 | 说明 |
|-------|--------|----------------|------|------|
| 10. Restructure | 3/3 | ❌ 缺失 | UNVERIFIED | 有 3 个 SUMMARY.md，Integration Checker 补充验证 |
| 11. FilterBuilder | 2/2 | ✅ 存在 | PASSED (18/18) | 全量验证通过 |
| 12. AsyncAPI | 1/1 | ✅ 存在 | PASSED (7/7) | 全量验证通过 |

---

## 三、跨阶段集成（Integration Checker 报告）

集成检查器直接读取源文件，所有 6 个集成点和 3 个 E2E 流程均通过。

### 集成点

| 集成点 | From | To | 状态 | 证据 |
|--------|------|-----|------|------|
| IP-1 | Phase 10 filter/adapter.rs 骨架 | Phase 11 扩展 apply_filter/apply_filter_keep_errors | WIRED | adapter.rs 35-60 行，无孤立桩代码 |
| IP-2 | LogIterator (Phase 10) | apply_filter 委托 (Phase 11) | WIRED | iterator.rs 68-81 行，pub 方法委托 adapter |
| IP-3 | Filter Send+Sync (Phase 11) | spawn_blocking 跨线程 (Phase 12) | WIRED | Predicate 类型别名有 Send+Sync 约束，集成测试通过 |
| IP-4 | apply_filter (Phase 11) | spawn_blocking 内部调用 (Phase 12) | WIRED | async_api/mod.rs 89 行 |
| IP-5 | LogParserBuilder (Phase 10) | spawn_blocking 内部构造 (Phase 12) | WIRED | async_api/mod.rs 84-86 行 |
| IP-6 | lib.rs 重导出 (Phase 10/11/12) | 9 个公开类型可达 | WIRED | 全部公开类型通过 dm_database_parser_sqllog:: 前缀可访问 |

### E2E 用户流程

| 流程 | 描述 | 状态 |
|------|------|------|
| Flow A | 同步过滤：FilterBuilder → iter().apply_filter().collect() | WORKING |
| Flow B | 异步 + 过滤：AsyncLogParser::new().with_filter().parse().await | WORKING |
| Flow C | 基线兼容：LogParserBuilder → iter().collect() | WORKING |

**孤立导出：** 0 个
**缺失连接：** 0 个
**断裂流程：** 0 个

---

## 四、技术债务详情

### 4.1 Phase 10 缺少 VERIFICATION.md（程序性遗漏）

**类型：** 程序性缺口，非实现缺口
**影响：** 低（实现已在代码中完整存在，Integration Checker 独立确认）
**证据：**
- `src/parser/{mod,builder,iterator,encoding}.rs` 存在 → REFACTOR-01 ✓
- `src/filter/{mod,adapter,builder}.rs` 存在 → REFACTOR-02 ✓
- `src/async_api/mod.rs` 存在 → REFACTOR-03 ✓
- `src/record.rs` + `src/error.rs` 存在 → REFACTOR-04 ✓
- `src/tools.rs` 不存在，工具函数私有化 → REFACTOR-05 ✓
- lib.rs pub use 覆盖全部公开类型 → REFACTOR-06 ✓
- examples/ 3 个文件编译通过 + doctest → REFACTOR-07 ✓
**建议：** 可运行 `/gsd:validate-phase 10` 补充正式验证记录

### 4.2 REQUIREMENTS.md 复选框未同步

**类型：** 文档同步问题
**影响：** 极低（PROJECT.md Validated 节已正确反映完成状态）
**细节：** REFACTOR-01~05 的 `[ ]` 需在里程碑归档时更新为 `[x]`
**建议：** 在 complete-milestone 流程中修正 REQUIREMENTS.md 再归档

### 4.3 Nyquist VALIDATION.md 缺失

**类型：** 可选合规文件缺失
**影响：** 低（Nyquist 验证为可选流程）
**细节：** 三个阶段均无 VALIDATION.md
**建议：** 若需正式 Nyquist 合规记录，运行 `/gsd:validate-phase 10/11/12`

### 4.4 ASYNC-03 dev-dep cargo tree 显示 tokio

**类型：** 显示/文档清晰度问题
**影响：** 极低（Cargo.toml 已有注释说明，下游用户不受影响）
**细节：** 仓库内 `cargo tree` 会显示 tokio（来自 dev-dependency），但 `cargo tree --no-dev-dependencies` 无 tokio（即下游用户视角）

---

## 五、Nyquist 合规状态

| Phase | VALIDATION.md | 状态 | 行动 |
|-------|---------------|------|------|
| 10. Restructure | 缺失 | MISSING | 可选：`/gsd:validate-phase 10` |
| 11. FilterBuilder | 缺失 | MISSING | 可选：`/gsd:validate-phase 11` |
| 12. AsyncAPI | 缺失 | MISSING | 可选：`/gsd:validate-phase 12` |

---

## 六、总结

**结论：** v2.0 milestone 所有 21 个需求均已在代码层实现并集成，无 critical blocker，3 个 E2E 流程完整工作。存在 4 项程序性技术债务（Phase 10 缺 VERIFICATION.md、REQUIREMENTS.md 复选框未同步、Nyquist 文件缺失、ASYNC-03 说明清晰度），均不影响功能正确性。

**建议：** 在 complete-milestone 流程中修正 REQUIREMENTS.md 复选框，其余技术债务可在下一里程碑中按需处理。

---
*Audited: 2026-05-23*
*Auditor: Claude (gsd-audit-milestone)*
