---
baseline: N0004@r0000
created: 2026-04-13T00:50:31.930419400+00:00
---

## Delta

## 로드맵 현행화 (2026-04-13) — v0.1~v0.3 완료 반영

기존 note.md는 작성 당시(v0.1 착수 전) 기준으로 미착수 상태였음.
v0.3 구현 완료를 계기로 각 버전의 실제 완료 상태를 기록.

→ see N0019 (PLAN v0.3 r0001) — v0.3 구현 상세 및 v0.4 범위 목록

---

## 버전별 완료 상태

### v0.1 — MVP ✅ 완료

| 커맨드 | 상태 |
|--------|------|
| `elf init [path]` | ✅ 완료 |
| `elf entry new` | ✅ 완료 |
| `elf entry show` | ✅ 완료 |
| `elf revision add` | ✅ 완료 |
| `elf link` | ✅ 완료 |
| `elf validate` | ✅ 완료 |
| `--json` 전역 출력 | ✅ 완료 |
| structured error (exit code) | ✅ 완료 |
| `CLAUDE.md` / `README.md` 자동 생성 | ✅ 완료 |

---

### v0.2 — 탐색 레이어 + MCP 서버 ✅ 완료

→ see N0013 (PLAN v0.2)

| 커맨드 / 기능 | 상태 |
|--------|------|
| `elf entry list` | ✅ 완료 |
| `elf revision list <id>` | ✅ 완료 |
| `elf bundle <id>` | ✅ 완료 |
| sqlite 인덱스 (`index.sqlite`) | ✅ 완료 |
| `elf query` | ✅ 완료 |
| `elf serve --mcp` (stdio) | ✅ 완료 |
| `elf sync record` / `elf sync log` | ✅ 완료 |

---

### v0.3 — Compact Layout + Global Vault ✅ 완료 (2026-04-13)

→ see N0019 (PLAN v0.3 r0001) — 상세 구현 내역

원래 v0.3으로 계획했던 에이전트 워크플로 고도화 항목은 v0.4로 이동됨.
v0.3은 MCP cwd 문제 해결을 위한 구조적 개선으로 재정의되어 구현됨.

| 기능 | 상태 |
|------|------|
| Compact Layout — `.elendirna/` 안으로 데이터 통합 (schema v2) | ✅ 완료 |
| `elf migrate [path]` — v1→v2 이관 | ✅ 완료 |
| `elf init --global` — 홈 디렉터리 vault 초기화 | ✅ 완료 |
| Global Vault Fallback — `~/.elendirna/` 자동 탐지 | ✅ 완료 |

**버전**: CLI `0.3.0`, schema_version `2`

---

### v0.4 — 에이전트 워크플로 완성 (예정)

N0019 원안(Phase 1~4)이 v0.4 범위. 우선순위 권고 순:

| 우선순위 | 항목 |
|---------|------|
| 1 | MCP 도구 description 강화 (트리거 조건 내장) |
| 2 | `elf serve --mcp` 미연결 시 설정 snippet 출력 |
| 3 | `elf bundle --depth N` |
| 4 | `elf entry show --bundle` |
| 5 | `elf help --json` |
| 6 | `elf entry new --body-from <file>` / `--body-stdin` |
| 7 | `elf doctor [--fix]` |
| 8 | MCP `vault` 파라미터 (멀티 vault) |
| 9 | `elf sessions` |
| 10 | SSE Transport |
