# Miyabi A2A - Implementation Status

**更新日**: 2025-10-21
**ステータス**: ✅ v1.0 Complete | 🚧 v2.0 Planning

---

## ✅ v1.0 - Basic Live UI (完了)

### 実装済み機能

#### 1. **Live API Testing Interface**
- ✅ `static/index.html` (790行) - 完全機能UI
- ✅ 3タブ構成 (Messages | Tasks | Agent Cards)
- ✅ ダークテーマ + レスポンシブデザイン
- ✅ localStorage設定永続化

#### 2. **REST API統合**
- ✅ `src/rest/server.rs` - Static file serving実装
- ✅ 5つのAPI endpoint対応
  - POST `/v1/message:send`
  - GET `/v1/tasks`
  - GET `/v1/tasks/{id}`
  - POST `/v1/tasks/{id}/cancel`
  - GET `/.well-known/agent-card-*.json`

#### 3. **実行環境**
- ✅ `examples/ui_server.rs` - In-memory demo server
- ✅ コンパイル成功 (warnings: 41, errors: 0)

#### 4. **ドキュメント**
- ✅ `static/README.md` (450行) - 機能詳細
- ✅ `static/GETTING_STARTED.md` (300行) - クイックスタート
- ✅ `static/UI_UX_PROPOSAL.md` (800行) - 改善提案書

### 起動方法

```bash
cd crates/miyabi-a2a
cargo run --example ui_server
# → http://localhost:8080/
```

---

## 🚧 v2.0 - Real-time Monitoring (計画中)

### Phase 1: リアルタイム監視 (優先度: 🔥 Critical)

#### 必要な実装

1. **SSEエンドポイント追加** (Rust)
```rust
// src/rest/server.rs に追加
GET /v1/events/stream → Server-Sent Events
```

2. **Live Dashboard UI**
   - System Health表示
   - Active Agents一覧
   - リアルタイムメトリクス

3. **Event Timeline**
   - 最新50件のイベント表示
   - フィルタ機能 (Agent別, Error only)
   - Export to JSON/CSV

4. **Auto-refresh**
   - 5秒間隔の自動更新
   - ON/OFF切り替え

#### 技術課題

- [ ] SubscriptionManagerをRestServerに統合
- [ ] SSE streamingのwarp統合
- [ ] Event publishロジック実装
- [ ] クライアント側EventSource実装

**推定工数**: 2週間 (1人)

---

### Phase 2: Workflow可視化 (優先度: 🔥 High)

#### 必要な実装

1. **DAG Visualizer**
   - Cytoscape.js統合
   - Task依存関係グラフ表示

2. **新規エンドポイント** (Rust)
```rust
GET /v1/workflows/{workflow_id}/dag
Response: { nodes: [...], edges: [...] }
```

3. **Agent Collaboration View**
   - Agent間データフロー可視化
   - アニメーション表示

**推定工数**: 2週間 (1人)

---

### Phase 3-5 (中長期)

詳細は `static/UI_UX_PROPOSAL.md` を参照

---

## 📊 現在の状態

### ファイル構成

```
crates/miyabi-a2a/
├── static/
│   ├── index.html                 ✅ v1.0 UI
│   ├── README.md                  ✅ ドキュメント
│   ├── GETTING_STARTED.md         ✅ スタートガイド
│   └── UI_UX_PROPOSAL.md          ✅ 改善提案書
├── examples/
│   └── ui_server.rs               ✅ デモサーバー
├── src/
│   ├── rest/server.rs             ✅ Static files対応
│   └── streaming/                 ✅ SSE実装済み (未統合)
└── IMPLEMENTATION_STATUS.md       📄 このファイル
```

### コンパイル状態

```bash
$ cargo check --package miyabi-a2a
✅ Finished `dev` profile in 6.29s
⚠️  Warnings: 41 (documentation)
❌ Errors: 0
```

---

## 🎯 次のステップ

### 短期 (即座に可能)

- [x] v1.0 UI完成 - ✅ **完了**
- [ ] v2.0-preview作成 (ポーリングベースの擬似リアルタイム)
- [ ] 実際のSSEエンドポイント統合

### 中期 (1-2週間)

- [ ] Sprint 1実装: Live Dashboard + Event Timeline
- [ ] Sprint 2実装: DAG Visualizer
- [ ] Sprint 3実装: Error Dashboard

### 長期 (1-3ヶ月)

- [ ] Sprint 4: Control Panel
- [ ] Sprint 5: Workflow Builder

---

## 🔧 開発者向けメモ

### v2.0実装に必要な変更

#### Rust側

1. **SubscriptionManagerの追加**
```rust
// src/rest/server.rs
pub struct RestServer<S: TaskStorage> {
    config: RestServerConfig,
    handler: Arc<A2ARpcHandler<S>>,
    subscription_manager: Arc<SubscriptionManager>, // 追加
}
```

2. **SSEエンドポイント**
```rust
// GET /v1/events/stream
let events_stream = warp::get()
    .and(warp::path!("v1" / "events" / "stream"))
    .and(with_subscription_manager(subscription_manager))
    .and_then(handle_events_stream);
```

3. **イベント発行**
```rust
// Taskが作成/更新されたらpublish
manager.publish(TaskUpdate::from_task(&task)).await;
```

#### JavaScript側

```javascript
// SSE接続
const eventSource = new EventSource('/v1/events/stream');

eventSource.addEventListener('task_update', (event) => {
    const data = JSON.parse(event.data);
    updateTaskInUI(data);
});

eventSource.addEventListener('heartbeat', () => {
    console.log('Connection alive');
});
```

---

## 📈 進捗サマリー

| Phase | 状態 | 完了度 | 推定工数 |
|-------|------|--------|---------|
| **v1.0 - Basic UI** | ✅ 完了 | 100% | - |
| **Phase 1 - Real-time** | 🚧 計画中 | 30% (streaming実装済み) | 2週間 |
| **Phase 2 - Workflow viz** | 📋 未着手 | 0% | 2週間 |
| **Phase 3 - Debug tools** | 📋 未着手 | 0% | 1週間 |
| **Phase 4 - Controls** | 📋 未着手 | 0% | 1週間 |
| **Phase 5 - Builder** | 📋 未着手 | 0% | 3週間 |

**総推定工数**: 9週間 (1人)

---

## 🚀 クイックリファレンス

### 起動コマンド

```bash
# 開発サーバー起動
cargo run --example ui_server

# UI を開く
open http://localhost:8080/

# Agent Cards生成
cargo run --bin agent_card_gen

# ビルド確認
cargo check --package miyabi-a2a
```

### 重要ファイル

- **UI本体**: `static/index.html`
- **サーバー実装**: `src/rest/server.rs`
- **SSE実装**: `src/streaming/` (未統合)
- **提案書**: `static/UI_UX_PROPOSAL.md` ⭐

---

## 📝 変更履歴

| 日付 | バージョン | 変更内容 |
|------|-----------|---------|
| 2025-10-21 | v1.0 | Live UI完成・ドキュメント作成 |
| 2025-10-21 | v2.0-plan | UI/UX改善提案書作成 |

---

**Contact**: miyabi-dev-team@example.com
**Repository**: https://github.com/ShunsukeHayashi/Miyabi
